Mendeley
TY  _  JOUR
ID  -  13970617111029164247
TI  -  حل مساله زمانبندی پروژه در حالت پایدار با محدودیت منابع و موعد تحویل بازه ای
JO  -  مدیریت فردا
JA  -  ES
LA  -  fa
SN  -  2228-6047
AU  -  جعفری اسکندری	 میثم
AU  -  عزیزمحمدی روزبه
AD  -  دانشگاه پیام نور تهران
AD  -  دانشگاه پیام نور
Y1  -  2020
PY  -  2020
VL  -  61
IS  -  18
SP  -  229
EP  -  242
KW  -  زمان بندی پروژه با محدودیت منابع
KW  -   زمانبندی پایدار
KW  -   انقطاع فعالیت
KW  -   موعد تحویل فعالیت
KW  -   جریمه دیرکرد و زودکرد
KW  -   الگوریتم NSGA ll
KW  -   الگوریتم فاخته
KW  -  
DO  -  
N2  -  مسئله زمانبندی پروژه در حالت چند وضعیتی با محدودیت منابع یکی از مسایل زمانبندی می باشد که مورد توجه محققان در سال های اخیر به دلایل راهبردی و کاربردی بودن این مسایل در ابعاد عملی و تئوری قرار گرفته است. در این پژوهش زمانبندی پروژه در حالت محدودیت منابع از هر دو نوع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر ضمن اینکه به دنبال کمینه کردن زمان و هزینه های اتمام پروژه که برگرفته از هزینه های متاثر از زمان تحویل فعالیت ها و منابع مصرفی می باشد به دنبال افزایش پایداری شبکه زمانبندی پروژه نیز می باشد تا با بهینه شدن زمان و هزینه پروژه فعالیت ها نیز با بیشترین پایداری ممکن برنامه ریزی و اجرا شوند. این مدل های ریاضی از نوع مسایل  NP-Hard (دمیولمستر و هرلن، 2002) به حساب می آید و برای حل آن از الگوریتم های فراابتکاری از جمله ژنتیک2 و الگوریتم فاخته استفاده شده است و با آزمایشات تاگوچی به عنوان یک روش بهینه سازی آماری برای تنظیم پارامتر های ژنتیک2 و فاخته مورد استفاده قرار گرفته و سپس الگوریتم های مورد اشاره با استفاده از آزمون t با یکدیگر مقایسه و نتایج آن مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفته است
UR  - rimag.ir/fa/Article/25783
L1  - rimag.ir/fa/Article/Download/25783
ER  -  
